UBND phường Trấn Biên

https://tranbien.dongnai.gov.vn

Tập trung toàn nguồn lực tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt dự án Đường ven sông Cái và dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Đồng Nai

Sáng 12-12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam đã chủ trì làm việc cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND phường Tam Hiệp về công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường ven sông Cái và Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Đồng Nai.
Tập trung toàn nguồn lực tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt dự án Đường ven sông Cái và dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Đồng Nai
Dự án đường ven sông Cái đoạn từ Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản thực hiện thu hồi 430 hộ dân, 4 tổ chức với chiều dài 3 Km. Trong đó có 324 hộ giải tỏa trắng. Diện tích thu hồi là 16,08 hecta (gồm 14 hecta là đất của hộ dân và 2,08 hecta đất công). Hiện nay, phường Trấn Biên đã bàn giao mặt bằng 75/430 trường hợp, đạt hơn 35%, còn 355 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Đối với Dự án đường ven sông Cái đoạn từ Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản được UBND tỉnh giao chỉ tiêu giải ngân trong năm 2025 hơn hơn 141 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố Biên Hòa (trước đây) và nay là UBND phường Trấn Biên và UBND phường Tam Hiệp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện giải ngân hơn 135 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại phải phê duyệt theo kế hoạch giải ngân là gần 7 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Đồng Nai có quy mô diện tích 104,72 hecta nằm trong Đề án chuyển đổi công năng Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 (quy mô 329,1 hecta). Tại khu vực này phải giải phóng mặt bằng của 17 công ty, doanh nghiệp. 5 trường hợp đã bàn giao mặt bằng sạch; 1 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; 5 trường hợp cam kết bàn giao mặt bằng trong tháng 12 năm 2025; 1 trường hợp cam kết bàn giao trong tháng 1.
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam đề nghị các đơn vị liên quan, đơn vị là chủ đầu tư tập trung hết rà soát, phối hợp cùng 2 phường Trấn Biên, Tam Hiệp giải phóng mặt bằng của các dự án. Thực hiện đồng bộ việc cập nhật số liệu và báo cáo để 2 phường được biết.

Đối với các trường hợp đã bàn giao mặt bằng, đất trống các lực lượng chức năng cần trưng tập thiết bị, máy móc thực hiện phát quang bụi rậm, tạo lối đi để các loại xe cơ giới tiến hành thi công. Đẩy mạnh việc tập kết và tăng cường công tác thi công để các hộ dân biết dự án đang gấp rút và nhanh chóng tháo dỡ, bàn giao mặt bằng như đã cam kết với Nhà nước. Hiện, khối lượng công việc rất lớn, đồng chí Hồ Văn Nam đề nghị các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với nhau và với các phường, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây