UBND phường Trấn Biên

https://tranbien.dongnai.gov.vn

Phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 12-2025 đối với trục đường đầu tư hơn 1,5 ngàn tỷ đồng tại phường Trấn Biên

Sáng 5-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam đã kiểm tra tiến độ Dự án Đường trục trung tâm phường Trấn Biên (Dự án Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa trước đây).
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam kiểm tra tiến độ dự án vào sáng 5-11. Ảnh: Khắc Thiết

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam kiểm tra tiến độ dự án vào sáng 5-11. Ảnh: Khắc Thiết

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Phạm Đức Hoàng cho biết: Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành (đạt gần 98%) và bàn giao đất sạch cho các nhà thầu triển khai thi công dự án. Riêng đối với 4 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng ở nhánh 2 của dự án, lãnh đạo UBND phường Trấn Biên khẳng định sẽ kiên quyết cưỡng chế nếu từ nay đến ngày 15-11 không tiến hành bàn giao.

Về tiến độ thi công dự án, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin: Đến thời điểm này, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt hơn 65%. Trong đó, nhánh 1 của dự án bắt đầu từ đường Võ Thị Sáu kéo dài hơn 3,7km đến đoạn cuối tuyến tại nút giao cầu An Hảo và đường Đặng Văn Trơn đang được tập trung thi công và thảm nhựa những đoạn đã hoàn thiện nền đường. Trong khi đó, nhánh 2 của dự án dài hơn 1,7km, từ vòng xoay giao với nhánh 1 tại Cù lao Hiệp Hòa đến cuối tuyến thuộc nút giao đầu cầu Bửu Hòa với đường Đặng Văn Trơn, tiến độ đang chậm hơn do mặt bằng mới được bàn giao.

Qua kiểm tra, đồng chí Hồ Văn Nam ghi nhận sự nỗ lực của UBND phường Trấn Biên trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong hơn 1 tháng qua để tập trung công tác giải phóng mặt bằng còn lại của dự án này. Trong đó, UBND phường đã thành lập các tổ đến tận nhà các hộ dân để tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng, qua đó phát huy hiệu quả, hạn chế việc phải tổ chức cưỡng chế hàng loạt các hộ dân để thu hồi đất.

Đối với vướng mắc về giải phóng mặt bằng số ít trường hợp còn lại, Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam giao UBND phường phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm từ nay đến ngày 15-11 để bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Khu vực đầu cầu Thống Nhất của dự án đang được thi công đấu nối với đường Võ Thị Sáu. Ảnh: Khắc Thiết
Khu vực đầu cầu Thống Nhất của dự án đang được thi công đấu nối với đường Võ Thị Sáu. Ảnh: Khắc Thiết

Trong khi đó, kiểm tra tiến độ tại 5 mũi thi công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam cho rằng: Tiến độ thi công dự án trong hơn 1 tháng qua chỉ đạt khoảng 5% cho thấy chưa có sự bứt phá về tiến độ thi công. Trên công trường, nhiều đoạn mặt bằng thông thoáng nhưng bóng dáng phương tiện máy móc, nhân lực thi công thưa thớt, thậm chí phương tiện có nhưng “bất động”.

Vì vậy, đồng chí Hồ Văn Nam đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công trên toàn dự án với mục tiêu phấn đấu thông xe kỹ thuật đối với dự án tuyến đường này trong tháng 12-2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng năm mới 2026. Đối với những đoạn đã thảm nhựa mặt đường, Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam yêu cầu sớm hoàn thiện các hạng mục vỉa hè, dải phân cách, đồng thời trồng thêm cây xanh nhằm tạo cảnh quan đồng bộ cho dự án.

Dự án Đường trục trung tâm phường Trấn Biên là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của địa phương. Để thực hiện dự án, phải thực hiện công tác thu hồi hơn 33ha đất với 390 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng thu hồi đất. Dự án có tổng chiều dài hơn 5,4km được khởi công từ năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 1,5 ngàn tỷ đồng.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Tác giả: Khắc Thiết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây